Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Tổng Giám đốc EVNGENCO2 làm việc với Công ty CPNĐ Phả Lại

Ngày 29/11/2022, tại tỉnh Hải Dương, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và đại diện các Ban Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Đấu thầu, Ban Kỹ thuật Sản xuất,  Văn phòng Tổng công ty đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) về công tác đấu thầu, sửa chữa lớn năm 2022 của Đơn vị.
Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác EVNGENCO2 và PPC

Tham dự buổi làm việc, về phía PPC có ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng Giám đốc cùng ban điều hành Công ty, ông Ngô Nguyên Đồng – Trưởng ban kiểm soát công ty, cùng đại diện các phòng ban chức năng của PPC.

Tại buổi làm việc, thay mặt Công ty CPNĐ Phả Lại, ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc PPC trình bày báo cáo về công tác đấu thầu, sửa chữa lớn năm 2022 tại Đơn vị. Về công tác đấu thầu, các gói thầu đều được tổ chức đấu thầu lựa chọn các nhà thầu tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những nguyên nhân như dịch bệnh, xung đột Nga – Ucraina, giá vật tư thiết bị tăng cao… và các nguyên nhân khác dẫn đến các công trình sửa chữa lớn tổ máy S2 và S6 một số hạng mục chính không lựa chọn được nhà thầu, không đảm bảo kế hoạch sửa chữa lớn đúng tiến độ.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cũng báo cáo tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2022, các hạng mục công trình phải chuyển tiếp năm 2023. Tại báo cáo cũng đã nêu một số nhiệm vụ cần thiết đối với công tác sửa chữa lớn tại đơn vị, cụ thể như: Đối với dây chuyền 1, công tác sửa chữa lớn tập trung thực hiện các giải pháp duy tu, sửa chữa đảm bảo độ tin cậy, tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả các tổ máy. Trong đó, tập trung thực hiện đối với các hệ thống thiết bị quan trọng bị xuống cấp/hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (ng sinh hơi của các lò, các máy nghiền than, các bộ khử bụi tĩnh điện, các bộ hâm, bộ sấy không khí, ống quá nhiệt). Đối với dây chuyền 2, công tác sửa chữa lớn tổ máy S6 đồng bộ với gói thầu khắc phục sự cố Tuabin - Máy phát 6 đảm bảo nâng cao độ tin cậy, khả dụng tổ máy, từng bước cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng/xuống cấp và các thiết bị đã đến chu kỳ thay thế đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy.
 
Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch HĐQT PPC, Ban điều hành PPC, các phòng ban chức năng của PPC

Sau khi nghe báo cáo, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNGENCO2 cùng các thành viên trong đoàn làm việc EVNGENCO2 và ban lãnh đạo cùng các thành viên của PPC rà soát cụ thể những hạng mục công trình sửa chữa lớn năm 2022. Qua đó, ông Trương Hoàng Vũ yêu cầu PPC cần lập lại tiến độ chi tiết từng gói thầu, mục tiêu, mốc thời gian cụ thể đảm bảo công tác sửa chữa lớn thiết bị theo kế hoạch đề ra.

Trước nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc EVNGENCO2 yêu cầu Ban lãnh đạo PPC cùng các phòng ban của PPC rà soát kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 trên cơ sở đảm bảo đưa thiết bị vận hành an toàn, ổn định, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; đồng thời, yêu cầu đơn vị quan tâm công tác môi trường trong quá trình sửa chữa lớn thiết bị. Ban lãnh đạo EVNGENCO2 tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ PPC đẩy nhanh tiến độ xem xét trong công tác đấu thầu nhằm giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.
 
Bài viết: Diễm Quỳnh – Phòng TCKT
Ảnh: Thu Trang – Phòng TCLĐ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây