Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Thông cáo báo chí về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 11/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12/2019
 
1. Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2019

Sản lượng điện sản xuất tháng 11/2019 của toàn EVNGENCO 2 là 1.763,539 triệu kWh đạt 107,74% kế hoạch tháng, tăng 18,86% so với cùng kỳ 2018. Trong đó:
Trong tháng 11/2019, tình hình sản xuất điện của toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định, các tổ máy vận hành theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).
  • Thủy điện: (i) Các công ty hạch toán phụ thuộc & và các công ty do EVNGENCO 2 nắm giữ 100% vốn điều lệ sản xuất được 167,664 triệu kWh đạt 82,07% kế hoạch tháng và tăng 31,80% cùng kỳ năm 2018; (ii) Các CTCP sản xuất được 234,216 triệu kWh đạt 220,96% kế hoạch tháng và tăng 70,89% so với cùng kỳ năm 2018.
  • Nhiệt điện than sản xuất được 1.361,659 triệu kWh đạt 102,65% kế hoạch tháng và tăng 11,66% so với cùng kỳ năm 2018.
Sản lượng điện lũy kế 11 tháng của toàn EVNGENCO 2 sản xuất được 15.565,167 triệu kWh, đạt 89,06% kế hoạch năm, giảm 0,12% so với cùng kỳ. Trong tháng 11/2019, khối nhiệt điện dầu được huy động, sản lượng điện sản xuất lũy kế 11 tháng đạt 680,412 triệu kWh.

Nhìn chung 11 tháng năm 2019 EVNGENCO 2 và các đơn vị thành viên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhất là các công ty thủy điện do thời tiết khô hạn kéo dài, lưu lượng nước về hồ thấp hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến (tần suất 65%) do vậy sản lượng sản xuất của các công ty thủy điện thuộc EVNGENCO 2 chỉ đạt 2.846,144 triệu kWh, giảm 33,25% so với cùng kỳ năm 2018. Để đảm bảo nhu cầu điện của toàn hệ thống điện, các nhà máy Nhiệt điện than được huy động cao lũy kế 11 tháng sản lượng điện sản xuất đạt 12.719,023 triệu kWh tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2018 và các nhà máy nhiệt điện dầu được huy động. Tuy nhiên đây cũng là áp lực lớn về đảm bảo cung cấp nhiên liệu than cho phát điện do nguồn cung than từ TKV suy giảm, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất điện, tăng giá thành sản xuất làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính, lợi nhuận của EVNGENCO 2 nói riêng và EVN nói chung.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung các đơn vị phát điện thuộc EVNGENCO 2 vẫn đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy; bám sát phương thức vận hành của A0, luôn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp được huy động. EVNGENCO 2 chỉ đạo các công ty thủy điện thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thủy văn; yêu cầu Người đại diện tại PPC, HND khẩn trương hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán than năm 2020 với các nhà cung cấp than TKV, Tổng công ty Đông Bắc, đồng thời nghiên cứu mở rộng thị trường cung cấp than trong thời gian tới.
           
Về đầu tư và xây dựng: Tình hình thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 11/2019 đến nay đã có buổi làm việc với KTNN vào ngày 05/12/2019 đối với dự án Thủy điện Trung Sơn, các hạng mục công việc còn lại của Dự án gần như hoàn thành; Tiếp tục tập trung thực hiện công tác quyết toán công trình Thủy điện Sông Bung 2 và thực hiện các nội dung kiến nghị của KTNN. Song song đó, phương án xử lý an toàn, ổn định lâu dài tuyến Đường ống áp lực (giai đoạn 2.3) đến nay PECC1 đã hoàn thành báo cáo, các bên đã hợp để xem xét thống nhất và hoàn thiện phương án thiết kế xử lý. Hoàn tất thi công Nhà QLVH dự án Điện gió Công hải 1 – giai đoạn 2 đã được nghiệm thu, cơ bản hoàn thành thi công hạng mục Hệ thống cấp điện thi công, hoàn tất thẩm định HSMST gói thầu EPC, hoàn tất phê duyệt KHLCNT (đợt 3) của Dự án; Tiếp tục triển khai các hạng mục công trình chính Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du, thực hiện công tác đền bù, GPMB vùng lòng hồ và thi công hạng mục Đường TCVH; Tiếp tục thi công hạng mục Đường TCVH, hiện PECC3 đã hoàn tất lựa chọn Tư vấn kỹ thuật Nhà máy chính.

Về công tác cổ phần hóa (CPH): Công tác xác định giá trị doanh nghiệp về kiểm toán kết quả XĐGTDN Công ty mẹ - EVNGENCO 2 đã được gửi về KTNN. Hoàn tất hồ sơ, tài liệu và dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp.  Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu để phục vụ làm việc với Đoàn KTNN. Bên cạnh đó, Gói thầu TV-02 Tư vấn lập phương án CPH đã hoàn tất.
 
Các nội dung khácTrong tháng 11 vừa qua, Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  • Rà soát và xây dựng Chương trình công tác pháp chế năm 2020 của EVNGENCO 2
  • Triển khai công tác truyền thông dự án xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến toàn thể CBCNV theo chỉ đạo của Tập đoàn..
  • Triển khai đến các đơn vị nghiên cứu áp dụng Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT và Thông tư 56/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành...
  • Hoàn tất góp ý dự thảo Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.
  • Ngoài ra, EVN và Tập đoàn Tín Thành đã có buổi làm việc với Tổng công ty về phương án cấp hơi cho NMNĐ Cần Thơ sử dụng nhiên liệu thay thế; đã hoàn tất hồ sơ, tài liệu và dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp đảm bải kế hoạch CPH của Tổng công ty; làm việc với đoàn công tác của EVN về kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại EVNGENCO 2.
 
2. Mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 12/2019
Trong tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO 2 sẽ là nỗ lực hoàn thành sản lượng được giao 1.804,7 triệu kWh; Đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện), khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo mục tiêu tích nước cuối năm 2019, phục vụ cấp điện mùa khô 2020; Các Đơn vị Nhiệt điện than, Nhiệt điện dầu chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, tránh trường hợp thiếu nhiên liệu phải dừng dự phòng tổ máy; Các Đơn vị Thủy điện ưu tiên tích nước, phấn đấu nâng mực nước hồ cao nhất có thể phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2020; Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch năm được giao; Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, tăng năng suất lao động.

EVNGENCO 2 đã yêu cầu Người đại diện tại PPC và HND tiếp tục bám sát và thực hiện hợp đồng mua bán than trung và dài hạn để đảm bảo nguồn than cho PPC và HND vận hành liên tục với công suất cao trong các năm tới.

Đối với công tác ĐTXD, EVNGENCO 2 sẽ tập trung hoàn thiện các gói thầu còn lại và tổng hợp quyết toán giai đoạn cuối, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các hạng mục công trình chính.
Thực hiện tốt công tác Cổ phần hóa EVNGENCO 2 theo kế hoạch đã được Tập đoàn và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng phương án CPH theo hợp đồng đã ký kết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: qhcdgenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây