Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2
TCBC: Tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 5/2019
1. Kết quả hoạt động tháng 4/2019:
Tháng 4/2019, sản lượng điện sản xuất thực hiện của toàn EVNGENCO 2 1.394 triệu kWh đạt 91,71% kế hoạch tháng. Sản lượng điện lũy kế của toàn EVNGENCO 2 thực hiện đến hết tháng 4/2019 là 4.959 triệu kWh, đạt 28,37% kế hoạch năm, giảm 17,88% so với cùng kỳ 2018.

Các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, bám sát phương thức vận hành của A0 và đáp ứng cung ứng điện phục vụ trong dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện thuộc Tổng công ty được khai thác hạn chế, giữ mực nước các hồ ở mức cao nhất có thể để đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong mùa khô 2019 và đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du của địa phương. Các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, có độ khả dụng cao.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2019 của EVNGENCO 2 là vẫn đảm bảo nhiên liệu (than nội địa và than trộn/nhập khẩu) phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng nhu cầu cao của hệ thống trong mùa khô 2019. Hiện tại, thực hiện chỉ đạo của EVN,  EVNGENCO 2 đang thực hiện ký kết các hợp đồng trung, dài hạn để đảm bảo cấp đủ than vận hành và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, để chủ động đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, Tổng công ty đã chỉ đạo Người đại diện tại các nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng và Phả Lại các nội dung liên quan đến dự toán, KHLCNT cung cấp than nhập khẩu để đốt thử nghiệm, yêu cầu Đơn vị tổ chức vận hành thử nghiệm than nhập khẩu, nghiên cứu, đánh giá kết quả để làm cơ sở báo cáo EVN.       

Về đầu tư - xây dựng (ĐTXD), trong tháng 4/2019, đối với các dự án do EVNGENCO 2 là chủ đầu tư, Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du: đã tổ chức khởi công công trình chính vào ngày 03/5/2019, đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù, GPMB và thi công các hạng mục phụ. Dự án NMĐ gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 đang trong giai đoạn phối hợp với Tư vấn hoàn thiện HSMT gói thầu EPC nhà máy chính, tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện công tác đền bù, GPMB.
 
Đối với công tác cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, dự thảo kế hoạch tiến độ, dự toán chi phí CPH, HSMT gói thầu Tư vấn XĐGTDN đã được BCĐ thống nhất và trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) xem xét và phê duyệt. Hiện đang tích cực bám sát UBQLV sớm thông qua các nội dung này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. Ngoài ra, EVNGENCO 2 đã hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng thuê đất và hoàn tất chuyển tên trên giấy CNQSDĐ từ EVN sang EVNGENCO 2 .

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Tháng 5/2019 tiếp tục là tháng cao điểm mùa khô, EVNGENCO 2 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện mùa khô với sản lượng kế hoạch tháng 5/2019 là 1.655 triệu kWh hoặc cao hơn theo huy động của A0. Các Nhà máy Thủy điện tập trung khai thác tối ưu nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, đáp ứng yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước cho hạ du; Các Nhà máy Nhiệt điện đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đảm bảo nguồn cung cấp than liên tục và đảm bảo khối lượng tồn kho để đáp ứng huy động ở mức công suất cao nhất của A0. tăng cường công tác quản lý vận hành; đánh giá, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế- Kỹ thuật và bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp trong Đề án nâng cao độ tin cậy vận hành và hiệu suất các tổ máy nhiệt điện giai đoạn 2019-2020.

Đối với công tác ĐTXD, EVNGENCO 2 sẽ tập trung thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công. Tổng công ty đã yêu cầu các ban QLDA, Tư vấn, Nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tiến độ mục tiêu đã đề ra, đảm bảo xử lý sạt trượt hạ lưu đập thủy điện Trung sơn do ảnh hưởng cơn bảo tháng 8/2018 trước 31/5/2019.
Công tác Cổ phần hóa vẫn luôn là nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO 2, thông qua gói thầu TV-02 Tư vấn lập phương án cổ phần hóa, báo cáo BCĐ trình UBQLV xem xét, phê duyệt. Đồng thời, EVNGENCO 2 chuẩn bị triển khai gói thầu Tư vấn XĐGTDN sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Quan hệ cộng đồng) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: qhcdgenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây