Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2018 của EVNGENCO 2
EVNGENCO2 ICON
                            TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
                        TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
                                                     
                                                  THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 8/2018 của EVNGENCO 2


Cần Thơ, ngày 08 tháng 8 năm 2018

I.  Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 7/2018

   1. Về sản xuất điện

      Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0. Sản lượng điện sản xuất thực hiện tháng 7/2018 của toàn EVNGENCO 2 là 1.380,771 triệu kWh, giảm 5,10% so với cùng kỳ 2017. Sản lượng điện lũy kế của toàn EVNGENCO 2 thực hiện đến hết ngày tháng 7 là 10.695,701 triệu kWh, tăng 6,54% so với cùng kỳ 2017.
     Trong tháng 7/2018 các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du và phòng chống lụt bão, sản lượng điện phát trong tháng của Khối thủy điện đạt kế hoạch đề ra. Riêng khối Nhiệt điện than phát thấp so với kế hoạch do trong khoảng thời gian trung tuần đến cuối tháng 07/2018 khu vực miền Bắc mưa to và xuất hiện lũ nên A0 ưu tiên huy động cao thủy điện miền Bắc dẫn đến giảm huy động các Nhà máy Nhiệt điện than Phả Lại, Hải Phòng.
       2. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng
       Công tác quyết toán Thủy điện Trung Sơn đã hoàn tất thẩm tra hồ sơ quyết toán giai đoạn 1. Quyết toán dự án Nhiệt điện Ô Môn I giai đoạn cuối đã được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt. Các dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 1 và giai đoạn 2 hiện EVNGENCO 2 đang tiến hành thẩm định. Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du đang thực hiện các bước chuẩn bị để phục vụ khởi công công trình chính vào cuối năm 2018: Khảo sát, lập thiết kế công trình chính ; Thực hiện công tác đền bù, GPMB; Thi công rà phá bom mìn, vật nổ và Lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục đường thi công vận hành. Điện gió Hướng Phùng 1: Đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo ĐTM, BCNCKT cho Dự án vào ngày 10/7/2018, hiện đang triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. (Tư vấn đang lập phương án khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn).
      3. Công tác cổ phần hóa và các công tác khác
    - Tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa EVNGENCO 2, trình Bộ Công Thương về kế hoạch, tiến độ và dự tính thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
    - EVNGENCO 2 đã hoàn tất hồ sơ và báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét, tiếp tục vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt cho EVNGENCO 2 theo các tiêu chí đã đạt được.
    - Tiếp tục vận hành hệ thống đánh giá KPI tại cơ quan Tổng công ty. Ngoài ra, Tổng công ty đang ứng dụng triển khai CNTT vào giải quyết công việc hàng ngày cụ thể sử dụng văn bản điện tử, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 7 vừa qua, EVNGENCO 2 đã tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để tri ân nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 8/2018

     - Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 8 theo phương thức vận hành của A0 ở mức 1.121,3 triệu kWh, EVNGENCO 2 tập trung thực hiện các công tác sau: Khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, hạn chế xả thừa; đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương. Các Nhà máy điện nâng cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0.
     - Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án vận chuyển dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố và thiên tai xảy ra.
    - Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện: trong tháng 8 tiếp tục triển khai thực hiện khảo sát dự án Điện gió Hướng Phùng 1; Hoàn thành thi công gia cố hạ lưu vai phải đập dâng giai đoạn 2 Thủy điện Trung Sơn; Tiến hành đánh giá HSĐT các hạng mục Tạo cảnh quan công trình và Nhà truyền thống; Sửa chữa đường thi công vận hành; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán giai đoạn 1 để chuẩn bị giải trình với Tổ thẩm tra quyết toán của EVN, đồng thời triển khai công tác quyết toán giai đoạn 2. Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hoàn tất các khối lượng công việc còn lại của công tác khảo sát, lập TKKT công trình chính; Hoàn tất lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công hạng mục đường thi công vận hành; Hoàn tất GPMB hạng mục đường thi công vận hành để bàn giao cho nhà thầu thi công.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Quan hệ cộng đồng) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: qhcdgenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây