Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD tháng 11/2022 và kế hoạch tháng 12/2022 của EVNGENCO2

logo có địa chỉ
 



 
Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022
------------------------
I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2022:
 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh

a. Sản lưng đin sn xut tháng 11/2022: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.396,41 tr.kWh, đạt 97,24% kế hoạch tháng, tăng 22,30% so với cùng kỳ 2021.

b. Sn lưng điện sn xut lũy kế trong 11 tháng đu năm 2022: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 15.134,96 tr.kWh, đạt 105,06% kế hoạch 11 tháng, đạt 95,29% kế hoạch năm, tăng 10,19% so với cùng kỳ 2021.

Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.

2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện
  • Thủy điện Sông Bung 2: Hiện Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với EVN để sớm được phê duyệt quyết toán hoàn thành giai đoạn cuối theo quy định.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai công tác đền bù, GPMB, dự án NMĐG Hướng Phùng tiếp tục thi công hạng mục Đường TCVH và hệ thống cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hiện đang thi công hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2), đồng thời tổ chức thẩm định quyết toán giai đoạn 1 theo quy định. 
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hiện đang phối hợp với Tư vấn lập FS cho dự án. Đồng thời phối hợp với EVN để làm việc với PVN thống nhất một số nội dung liên quan Hợp đồng mua khí Lô B (GSA) làm cơ sở triển khai dự án đồng bộ với tiến độ có dòng khí đầu tiên. 
II. KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022 

1. Về sản xuất điện
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 12 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.400 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được EVN giao. Các Đơn vị tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đảm bảo mực nước cho phép theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2022. Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.

2. Về các dự án nguồn
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai công tác đền bù, GPMB, dự án NMĐG Hướng Phùng tiếp tục thi công hạng mục Đường TCVH và hệ thống cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
  • Thủy điện Sông Bung 2: Hoàn tất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (giai đoạn cuối).
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hoàn tất thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2).
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tổ chức thẩm tra FS sau khi Tư vấn hoàn tất hiệu chỉnh.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây