Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 3/2025 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2025

Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2025

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 4/2025
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2025
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 4/2025:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 4/2025:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.333,78 tr.kWh, đạt 94,48% kế hoạch tháng, giảm 13,82% so với cùng kỳ 2024.
Trong 04 tháng đầu năm, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 4.774,20 tr.kWh, đạt 93,46% kế hoạch 04 tháng, đạt 30,01% kế hoạch năm, giảm 11,16% so với cùng kỳ 2024.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
  + Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024.
  + Hồ sơ mời thầu (HSMT) EPC đã được phát hành từ ngày 28/12/2024, gia hạn lần 1 đến 18/04/2025 và dự kiến thời gian mở thầu theo thời gian gia hạn lần 2 vào ngày 30/05/2025.
  + Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Tư vấn kỹ thuật đã được EVNGENCO2 phê duyệt vào ngày 27/03/2025. Hiện Tổng công ty đang thẩm định KQLCNT theo tờ trình ngày 16/04/2025 của Ban AOM.

- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”:
  + Hoàn tất công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT;
  + Hoàn tất LCNT và ký kết hợp đồng thẩm tra BCNCKT vào ngày 22/02/2025;
  + Hoàn tất LCNT và ký kết hợp đồng lập BCNCKT vào ngày 20/03/2025, hiện Tư vấn đang tiến hành lập BCNCKT cho dự án.

- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
  + Ngày 27/03/2025, HĐQT Tổng công ty đã có các quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án NMĐG Hướng Phùng 1 và quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 2;
  + Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư tại quyết định ngày 03/01/2025;
  + Tại thông báo kết luận ngày 22/04/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 đến tháng 01/2027. Hiện Tổng công ty đang phối hợp làm việc với Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất gia hạn tiến độ và tiếp tục triển khai dự án.

-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
  + Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và Dự án “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.
  + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Ban ASB2 đã hoàn tất phê duyệt E-HSMT gói thầu chính tại Quyết định ban hành vào ngày 19/4/2025 và phát hành HSMT từ ngày 20/04/2025, dự kiến đóng thầu vào ngày 09/05/2025.
  + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: KHTTLCNT của dự án đã được HĐQT theo qua theo Nghị quyết ngày 18/04/2025, hiện Tổng công ty đang thực hiện thủ tục ra quyết định phê duyệt làm cơ sở Đơn vị triển khai thực hiện bước tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5/2025

1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 5/2025 là 1.461,26 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động các tháng cao điểm mùa khô để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
- Các Đơn vị thủy điện: Vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; phối hợp tốt với các địa phương để điều tiết nước, vận hành linh hoạt, hiệu quả.

2. Về các dự án:
- Dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”: Hoàn tất LCNT và ký kết HĐ Tư vấn kỹ thuật; Hoàn tất đóng thầu và tổ chức đánh giá HSDT EPC;
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Phối hợp với Tư vấn lập, thẩm tra BCNCKT.
- Các dự án NMĐG Điện gió CH1 GĐ2 và HP1: Tổ chức lập, phê duyệt HSMT và tổ chức LCNT các gói thầu.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Hoàn tất đóng thầu và tổ chức đánh giá HSDT EPC.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHTTLCNT làm cơ sở lập và trình phê duyệt KHLCNT.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây