Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 12/2024 và nhiệm vụ công tác tháng 01/2025

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2025
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 12/2024
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01/2025
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 12/2024:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 12/2024:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.308,02 tr.kWh, đạt 83,92% kế hoạch tháng, giảm 15,35% so với cùng kỳ 2023.
Trong năm 2024, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 16.414,18 tr.kWh, đạt 100,91% kế hoạch năm, tăng 2,84% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:

- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
   + Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024.
   + Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 được Tổng công ty phê duyệt ngày 19/12/2024, Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn đã hoàn tất phê duyệt và phát hành HSMT gói thầu EPC từ ngày 28/12/2024 và HSMT gói thầu Tư vấn kỹ thuật từ ngày 27/12/2024.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”:
   + Chủ trương đầu tư dự án đã được Tổng công ty phê duyệt ngày 30/05/2024;
   + Tổng công ty đang xem xét KHLCNT đợt 2 - Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty phát điện 2-CTCP) do Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 trình phê duyệt.
- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
   + Hoàn tất phê duyệt tổng mức đầu tư hiệu chỉnh cho các dự án Điện gió gồm: i) Dự án CH1 GĐ2 và ii) Dự án Hướng Phùng 1 tại các quyết định của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 ngày 26/12/2024;
   + Tại Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện QHĐ8: i) NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 1 và 2 thuộc danh mục triển khai giai đoạn vận hành năm 2023-2027; ii) NMĐG Hướng Phùng 1 thuộc danh mục triển khai giai đoạn vận hành năm 2023-2025;
   + Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư tại quyết định ngày 03/01/2025.

-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
   + Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và “Dự án Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành và quyết toán dự án theo quy định;
   + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: EVNGENCO2 đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 26/8/2024 và phê duyệt dự án đầu tư ngày 26/12/2024.
   + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Chủ trương đầu tư đã được Tổng công ty Phát điện 2 quyết định phê duyệt vào ngày 26/8/2024, hiện đang đang thực hiện các thủ tục LCNT tư vấn lập FS theo quy định.
   + Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Hiện Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đang phối hợp với Tư vấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo thông báo kết luận của EVNGENCO2.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 01/2025
1. Về sản xuất điện:

Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 01/2025 ở mức 1.200,7 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống. Chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án vận hành, dự phòng nhiên liệu cho các tình huống bất lợi. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành. Các Đơn vị thủy điện: Tập trung vận hành các hồ chứa, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, bám sát dự báo tình hình thủy văn để có phương án tích nước nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện cho mùa khô năm 2025. Rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, các mốc cảnh báo ngập lụt; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và xử lý tình huống ảnh hưởng đến an toàn cho vùng hạ du cũng như an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện; thông tin kịp thời trước khi điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

2. Về các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: ”: Theo dõi tình hình phát hành HSMT các gói thầu, làm rõ các yêu cầu của Nhà thầu (nếu có).
- Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Triển khai lập KHLCNT điều chỉnh làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Hoàn tất các thủ tục lựa chọn Tư vấn lập, thẩm tra BCNCKT.
- Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và Dự án “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Tổ chức quyết toán, nghiệm thu hoàn thành các dự án.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: tổ chức lập, phê duyệt KHLCNT để triển khai các bước tiếp theo.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: tổ chức thẩm tra, phê duyệt FS theo quy định.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak”: Tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.