Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 02/2025 và nhiệm vụ công tác tháng 3/2025

Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2025
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2025
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2025
------------------------

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2025:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 02/2025:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.002,22 tr.kWh, đạt 92,87% kế hoạch tháng, giảm 4,05% so với cùng kỳ 2024.
Trong 02 tháng đầu năm 2025, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 2.094,77 tr.kWh, đạt 91,88% kế hoạch 02 tháng, đạt 13,17% kế hoạch năm, giảm 12,97% so với cùng kỳ 2024.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
 + Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024.
 + HSMT Tư vấn kỹ thuật đã được phát hành từ ngày 27/12/2024 và mở thầu vào ngày 17/02/2025, hiện Tổng công ty đang thẩm định KQLCNT do Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn trình.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”:
 + Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 (Ban ASB2) đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu (LCNT) khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và Tư vấn thẩm tra FS. Ban ASB2 đã bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu khảo sát vào ngày 25/02/2025 đồng thời đang tổ chức LCNT Tư vấn lập BCNCKT cho dự án.

- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
 + Hoàn tất phê duyệt tổng mức đầu tư hiệu chỉnh cho các dự án Điện gió gồm: i) Dự án CH1 GĐ2 và ii) Dự án Hướng Phùng 1 tại các quyết định của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 ngày 26/12/2024;
 + Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư tại quyết định ngày 03/01/2025;
 + Trên cơ sở kết quả làm việc với Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, Tổng công ty đang xem xét đề xuất của Ban ASB2 tại báo cáo ngày 17/02/2025 để báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, tiến độ dự án NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 2.

-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
 + Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và Dự án “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.
 + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Tổng công ty đã phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 26/12/2024; phê duyệt KHLCNT tổng thể vào ngày 14/01/2025. Hiện Tổng công ty đang tổ chức thẩm định KHLCNT đợt 1 do Ban ASB2 trình ngày 20/01/2025 và các văn bản bổ sung, hiệu chỉnh.
 + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hiện Tổng công ty đang thẩm định KHLCNT tổng thể được Ban ASB2 trình tại văn bản ngày 24/02/2025.
 + Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Hiện Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đang phối hợp với Tư vấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo thông báo kết luận của EVNGENCO2.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 3/2025
1. Về sản xuất điện:

Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 3/2025 là 1.416,54 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động các tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
- Các Đơn vị thủy điện: Vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; phối hợp tốt với các địa phương để điều tiết nước, vận hành linh hoạt, hiệu quả.

2. Về các dự án:
- Dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”: Hoàn tất phê duyệt KQLCNT Tư vấn kỹ thuật; Hoàn tất đóng thầu và tổ chức đánh giá HSDT EPC;
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Hoàn tất công tác khảo sát lập BCNCKT; Hoàn tất lựa chọn và triển khai thực hiện hợp đồng Tư vấn lập BCNCKT của dự án.
- Các dự án NMĐG Điện gió CH1 GĐ2 và HP1: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT; Tổ chức lập, trình HSMT các gói thầu.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT; Tổ chức lập, trình HSMT các gói thầu.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT tổng thể làm cơ sở lập và trình phê duyệt KHLCNT.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây