Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 01/2025 và nhiệm vụ công tác tháng 02/2025

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2025
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 01/2025
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02/2025
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 01/2025:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 01/2025:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.091,46 tr.kWh, đạt 90,90% kế hoạch tháng và 6,86% kế hoạch năm, giảm 19,89% so với cùng kỳ 2024.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).
2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
   + Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024.
   + Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 được Tổng công ty phê duyệt ngày 19/12/2024, Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn đã hoàn tất phê duyệt và phát hành HSMT gói thầu EPC từ ngày 28/12/2024 và HSMT gói thầu Tư vấn kỹ thuật từ ngày 27/12/2024.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”:
   + Chủ trương đầu tư dự án đã được Tổng công ty phê duyệt ngày 30/05/2024;
   + KHLCNT đợt 2 - Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty phát điện 2-CTCP) được phê duyệt ngày 09/01/2025. Hiện đang tiến hành các thủ tục lựa chọn Tư vấn lập BCNCKT.
- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
  + Hoàn tất phê duyệt tổng mức đầu tư hiệu chỉnh cho các dự án Điện gió gồm: i) Dự án CH1 GĐ2 và ii) Dự án Hướng Phùng 1 tại các quyết định của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 ngày 26/12/2024;
  + Tại Quyết định 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện QHĐ8: i) NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 1 và 2 thuộc danh mục triển khai giai đoạn vận hành năm 2023-2027; ii) NMĐG Hướng Phùng 1 thuộc danh mục triển khai giai đoạn vận hành năm 2023-2025;
  + Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư tại quyết định ngày 03/01/2025;
  + Hiện Tổng công ty đang thẩm định KHCLNT điều chỉnh được Đơn vị trình tại các tờ trình ngày 22/01/2025.
-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
 + Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và “Dự án Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành.
  + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Tổng công ty đã phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 26/12/2024; phê duyệt KHLCNT tổng thể vào ngày 14/01/2025. Hiện  Tổng công ty đang tổ chức thẩm định KHLCNT đợt 1 do Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 trình ngày 20/01/2025.
  + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Tổng công ty đã phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 16/01/2025. Hiện Tổng công ty đang tổ chức thẩm định KHLCNT tổng thể do Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 trình ngày 30/12/2024.
  + Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Hiện Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đang phối hợp với Tư vấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo thông báo kết luận của EVNGENCO2.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 02/2025
1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 02/2025 là 1.079,20 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động các tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
Các Đơn vị thủy điện: Vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; phối hợp tốt với các địa phương để điều tiết nước, vận hành linh hoạt, hiệu quả.

2. Về các dự án:
- Dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”: Đóng thầu và tổ chức đánh giá HSDT các gói thầu Tư vấn kỹ thuật và EPC;
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Hoàn tất LCNT tư vấn thẩm tra và lập FS, phối hợp với nhà thầu Tư vấn lập BCNCKT của dự án.
- Các dự án NMĐG Điện gió CH1 GĐ2 và HP1: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT; Tổ chức lập, trình HSMT các gói thầu.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT; Tổ chức lập, trình HSMT các gói thầu.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây