Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

Thong cao bao chi

 


Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2021
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 10/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2021
------------------------
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 1010 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất tháng 10/2021: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.465,83 tr.kWh, đạt 94,62% kế hoạch tháng, tăng 10,32% so với cùng kỳ 2020.
  • Tình hình mưa bão tiếp tục xuất hiện trong tháng 10 gây mưa lớn trên diện rộng trong khu vực miền Trung, các hồ thủy điện của Tổng công ty nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Sản lượng phát của khối thủy điện đạt 103,45% kế hoạch 10 tháng được giao. Đối với khối Nhiệt điện chạy than được huy động đảm bảo mục tiêu tích nước các hồ thủy điện miền Bắc với sản lượng phát đạt 97,02% kế hoạch 10 tháng được giao. Nhìn chung, các Đơn vị đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; bám sát phương thức vận hành của A0; thực hiện điều tiết lũ theo đúng quy trình, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Thủy điện Sông Bung 2: dự án đã được EVN phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (giai đoạn 1) vào ngày 30/07/2021. Đang tiếp tục lập báo cáo quyết toán hoàn thành phần còn lại.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (đợt 2) và phối hợp với Tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu EPC.
  • Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng các hạng mục trạm biến áp 22/110 kV, đường dây 110 kV, tuyến đường vận hành; thi công hạng mục Đường thi công vận hành, cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đã được Hội đồng cấp cơ sở hoàn tất nghiệm thu vào ngày 30/06/2021. Hiện nay, công trình đã đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên EVNGENCO2 đang xem xét phương án triển khai phù hợp. Hiện đang triển khai công tác khảo sát, lập TKBVTC, lập HSMT gói thầu thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời phối hợp với Tư vấn thực hiện quyết toán theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Hiện Tư vấn triển khai công tác khảo sát hiện trường từ ngày 02/11/2021.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
   1.  Công tác cổ phn hóa
  • Công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: Hiện EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác lập báo cáo tài chính. Đi vi việc quyết toán thuế, hiện tất cả các Đơn vhạch toán phụ thuộc ca EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác quyết toán thuế và các Cc thuế đa phương cũng đã có Biên bn kiểm tra kết lun công tác kim tra thuế tại các đơn vđều không có tn ti, vưng mắc.
  • Gói thầu TV-03 “Tư vấn kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP”: Đã mở thầu vào ngày 04/11/2021, hiện đang đánh giá các E-HSDT.
  • Công tác đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM: ngày 27/9/2021, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh cho Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP, hoàn tất lưu ký bổ sung số cổ phần của EVN và người lao động mua cổ phiếu của EVNGENCO2.
  • Công tác quyết toán CPH: Ngày 18/10/2021, EVNGENCO2 có văn bản triển khai công tác quyết toán cổ phần hóa tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
   2. Công tác png chng dịch bệnh COVID-19: tính đến ngày 7/11/2021, toàn Tổng công ty không có các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm dịch bệnh. Công tác tiêm ngừa: toàn Tổng công ty có 3.002 CBCNV đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 99,21% và 1.868 CBCNV đã tiêm vaccine mũi 2 đạt 61,73%.

IV. KẾ HOẠCH THÁNG 11
   1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 11 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.560 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tc thực hiện các biện pháp phòng, chống dch bnh Covid-19 và tổ chức hoạt động SXKD phù hp với Nghquyết số 128/NQ-CP của Chính phvthích ứng an toàn, linh hot, kiểm soát hiu qudch bnh COVID-19.
   2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác GPMB (đợt 2) và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ; triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và các hạng mục TBA 22/110 kV, đường dây 110 kV, tuyến đường vận hành và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành cấp Chủ đầu tư phù hợp. Tiếp tục thực hiện khảo sát, lập TKBVTC, lập HSMT gói thầu thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời thực hiện quyết toán công trình theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tc phi hp với Tư vấn triển khai công tác kho sát hiện trường.
   3. Công tác cổ phần hóa
        Tiến hành đánh giá LCNT thực hiện i thầu TV-03 “Tư vn kim toán báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyn thành công ty cổ phn./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây