Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

 
Logo ngang


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2021
------------------------

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 7 VÀ 07 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất Tháng 7/2021: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.172,67 tr.kWh, đạt 95,48% kế hoạch tháng, giảm 16,90% so với cùng kỳ 2020. Trong đó: khối thủy điện thực hiện được 274,96 tr.kWh, đạt 71,61% kế hoạch tháng, giảm 7,22% so với cùng kỳ 2020; khối nhiệt điện than thực hiện được 892,15 tr.kWh, đạt 105,68% kế hoạch tháng, giảm 19,97% so với cùng kỳ năm 2020; Điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 5,55 tr.kWh và Khối nhiệt điện dầu ngừng dự phòng.
  • Trong 07 tháng đầu năm 2021, các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du với sản lượng điện phát trong 07 tháng đầu năm 2021 của Khối thủy điện đạt 94,60% kế hoạch được giao. Đối với Khối Nhiệt điện chạy than thực hiện đạt 92,22% kế hoạch, riêng trong tháng 7 do nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ nên khối nhiệt điện than được huy động phát tăng 5,68% so với kế hoạch tháng 7 được giao.
  • Từ cuối tháng 4/2021 đã xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới ở nhiều tỉnh/ thành phố, số trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 đã khẩn trương triển khai, yêu cầu các Đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện hiệu quả các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của EVN nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty. Hiện nay, hầu hết khối sản xuất của các Đơn vị phát điện đã áp dụng phương án 3 tại chỗ để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh (trừ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng và Phả Lại).
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đã được Hội đồng cấp cơ sở hoàn tất nghiệm thu vào ngày 30/06/2021. Hiện nay, công trình đã đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên EVNGENCO2 đang xem xét phương án triển khai phù hợp. Đối với hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2) đang tiến hành đánh giá HSDT theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Đơn vị tư vấn lập BCNCKT đã lập kế hoạch khảo sát thực tế tại hiện trường, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác này tạm hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định hơn.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Đã hoàn tất ký kết hợp đồng với Tư vấn thực hiện đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất, cắm mốc ranh giới phục vụ công tác đền bù GPMB (giai đoạn 2) nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác này đang tạm dừng.
  • Điện gió Hướng Phùng 1: phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đền bù, GPMB các hạng mục TBA 22/110kV, đường dây 110kV (đợt 1), tuyến đường vận hành (đợt 2); Tiếp tục thi công hạng mục Đường TCVH, Cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
 C. CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA
  • Tng công ty Phát đin 2 – Công ty cổ phần đã chính thức hoạt đng từ ngày 01/7/2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800590430 (đăng ký thay đổi lần thứ 10) do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 01/7/2021. Ngày 11/7/2021, tại TP. Cần Thơ, EVNGENCO2 đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty cổ phần và ký kết hợp tác chiến lược giữa EVNGENCO2 & Tập đoàn SEMBCORP (Singapore).
  • Công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm CTCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: Hiện EVNGENCO2 đang triển khai thực hiện.
  • Công tác đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM: EVNGENCO2 đã hoàn tt nộp hsơ đăng ký với Trung tâm lưu ký chng khoán (VSD), hin đang hoàn thiện bổ sung hsơ theo yêu cầu ca VSD.
D. KẾ HOẠCH THÁNG 8
1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 7 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.118 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác GPMB (đợt 2).
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ. Tiếp tục triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và hạng mục đường dây đấu nối 110 kV, TBA 22/110 kV.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hoàn tất tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành đưa sử dụng cấp Chủ đầu tư. Hoàn tất công tác đánh giá HSĐXKT gói thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2).
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác khảo sát, lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
3. Công tác cổ phần hóa
  • Lập Báo cáo tài chính tại thời điểm EVNGENCO2 - CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa theo quy định.
  • Tiếp tục làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây