Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2 - tháng 11/2017

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2                                                                            
Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2 - tháng 11/2017

                                       TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
                                                         TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

                                                                THÔNG CÁO BÁO CHÍ
                              TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD TRONG THÁNG 11 NĂM                                                                                    2017 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

                                                                                     Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2017

I. Tình hình SXKD tháng 11 năm 2017
 
  1. Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty
        Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0.
        Sản lượng điện sản xuất thực hiện trong tháng 11/2017 của toàn Tổng công ty là 1.405,648 triệu kWh đạt 82,10% kế hoạch tháng, tăng 18,51% so với cùng kỳ 2016.
 
  • Hiện tại tất cả các Nhà máy Thủy điện đã phát vượt kế hoạch sản lượng được giao. Bên cạnh đó, NMNĐ Ô Môn I - tổ máy S2 đã vận hành thử nghiệm trước khi kết thúc bảo hành từ ngày 6/11/2017 đến ngày 11/11/2017, sản lượng điện sản xuất thực hiện được 18,256 triệu kWh.
          2. Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn
Trong tháng 11/2017, toàn TCT có các công tác SCL như sau:
 
  1. CTCPNĐ Phả Lại tiếp tục thực hiện công tác đại tu tổ máy S6 và xử lý cách điện stator máy phát:
  • Đến nay các chuyên gia Sulzer đã hoàn tất công tác sửa chữa và PPC đã đốt lò 6 khởi động lúc 10h40 ngày 23/11/2017, hòa điện lúc 08h40 ngày 24/11/2017.
  1. CTTĐ Quảng Trị đại tu tổ máy H2 theo kế hoạch đăng ký A0 từ 18/11 – 18/12/2017:
Đơn vị đã tách tổ máy ra sửa chữa theo đúng kế hoạch và bước đầu thực hiện chưa có khó khăn vướng mắc, tổng tiến độ thực hiện đến nay được khoảng 40%, cụ thể từng hạng mục công trình như sau:
 
  •  Phần thiết bị điện: khoảng 38%
  •  Phần cơ khí: khoảng 42%
Khối lượng công việc đều đáp ứng đúng và vượt tiến độ đề ra, dự kiến công tác sửa chữa dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 15/12/2017, sớm 03 ngày so với kế hoạch đăng ký.
4. Tình hình triển khai dự án ERP
Ngày 01/12/2017, Tổng công ty cùng các ĐVTV đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Ban TCKT-EVN tổ chức để chuẩn bị triển khai phân hệ Kế hoạch tài chính thuộc hệ thống ERP.
Hiện tại đang chuẩn bị các công tác liên quan để tham gia triển khai phân hệ Kế hoạch tài chính thuộc hệ thống ERP cho 8 Tổng công ty từ ngày 21/12 – 30/12 theo chỉ đạo của Tập đoàn.
5. Tình hình thực hiện Công tác Cổ phần hóa
- Từ ngày 22/11/2017, EVNGENCO2 đã phối hợp EVN làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1744/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 về việc kiểm toán kết quả định giá của tư vấn và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty Mẹ - Tổng công ty Phát điện 2;
II. Tình hình Đầu tư xây dựng các dự án
 
  1. Các dự án năm 2017
  1. Dự án Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn:
  • Công tác hoàn thiện Nhà máy: Đến nay đã hoàn tất công tác hoàn thiện phần kiến trúc Nhà máy.
  • Công tác Tái định cư: Đã bàn giao xong 4 khu TĐC. Đối với công việc phát sinh gia cố, xử lý sạt trượt các khu TĐC, đã hoàn thành xử lý sạt trượt cho khu TĐC số 1 và đang triển khai xử lý sạt trượt cho các khu TĐC số 2, 3, 4.
  1. Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 2:
- Công tác thi công nút chính hầm dẫn dòng: Đã hoàn thành khối đổ 1, 2, 3 bê tông nút chính hầm dẫn dòng, hiện đang tiếp tục đổ bê tông khối đổ 4.



THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: evngenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.6517.196;       Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ;
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây