Tổng công ty Phát điện 2

https://www.evngenco2.vn

TCBC tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 02/2025 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03/2026

Thông cáo báo chí




 
Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2026
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2026
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2026
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 02/2026:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 02/2026:
Trong tháng 02, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.055,29 tr.kWh, đạt 88,17% kế hoạch tháng.
Lũy kế 02 tháng đầu năm 2026, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 2.252,21 tr.kWh, đạt 89,14% kế hoạch 2 tháng, đạt 13,98% kế hoạch năm.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
 + Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hoàn tất phê duyệt tiến độ hợp đồng EPC tại Quyết định số 488/QĐ-NĐCT ngày 05/12/2025, tiến độ vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 15/09/2027 và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 14/12/2027. Tiến độ này đang được triển khai phù hợp với tiến độ có dòng khí thương mại đầu tiên (First Gas) vào quý III/2027 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại thông báo cuộc họp số 12/TB-VPCP ngày 08/01/2026.
 + Hiện Công ty NĐCT đang phối hợp với Tư vấn rà soát tiến độ cấp 3 do Nhà thầu đệ trình.
 + Đối với công tác bàn giao khu đất xây dựng khu QLVH/Nhà công vụ cho NMNĐ Ô Môn III&IV: Hiện Tổng công ty đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Điện (PVN) thực hiện các thủ tục bàn giao theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & Môi trường Tp. Cần Thơ tại văn bản số 557/SNNMT-CCQLĐD ngày 01/04/2025.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”Hoàn tất công tác rà phá bom mìn, hiện Ban Quản lý dự án EVNGENCO2 (PMB) đang cập nhật, bổ sung HSMT theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 186/EVNGENCO2-QLĐT ngày 16/01/2026.
- Dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2:
 + Trên cơ sở hợp đồng EPC ký kết ngày 28/08/2025, Nhà thầu đã tập kết nhân lực, máy móc thiết bị đến hiện trường và triển khai thi công. Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết quả thẩm định Thiết kế Phòng cháy Chữa cháy tại Văn bản vào ngày 05/02/2026. Thực hiện yêu cầu của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, PMB đã có văn bản bổ sung hồ sơ và báo cáo làm rõ tình hình dự án để phục vụ công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC). Hiện PMB đang bám sát Sở Công Thương để sớm có kết quả thẩm định.
 + Tiếp tục thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân còn lại.
- Dự án Điện gió Hướng Phùng 1:
 +  Trên cơ sở hợp đồng EPC ký kết ngày 28/08/2025, Nhà thầu đã và đang tập kết nhân lực, máy móc thiết bị đến hiện trường thi công. PMB đã tổ chức phê duyệt TKBVTC tại Quyết định số 36/QĐ-GE2PMB ngày 12/02/2026.
 + Tiếp tục thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân còn lại.

-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
 + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Trên cơ sở hợp đồng ký kết từ ngày 11/07/2025, hiện nay PMB đang phối hợp với Nhà thầu tổ chức giao hàng để kiểm tra, nghiệm thu đưa hàng hóa vào lắp đặt, khối lượng thực hiện hợp đồng khoảng 85% khối lượng hợp đồng.
 + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: hiện PMB đang rà soát KQLCNT theo yêu cầu của Tổng công ty.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 03/2026
1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 03/20261.434 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
- Các Đơn vị thủy điện: Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện.

2. Về các dự án:
- Dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”: Hoàn tất lập thiết kế kỹ thuật, trình cấp thẩm quyền tổ chức thẩm định theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Nhà thầu hoàn tất lập, phê duyệt các quy trình dự án.
- Các dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
 + Hoàn tất phê duyệt TKBVTC làm cơ sở triển khai tiếp theo;
 + Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;
 + Hoàn thành thi công theo đúng tiến độ đã phê duyệt.
- Dự án Trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP: Hoàn tất lập HSMT các gói thầu Tư vấn kỹ thuật, EPC.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Phối hợp với Tư vấn và Nhà thầu EPC triển khai hợp đồng ký kết theo quy định.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng truyền dẫn mạng viễn thông”: Hoàn tất phê duyệt, phát hành HSMT tập trung.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây